Skočit na obsah
Domů » Projekt » Výsledky

# Výsledky

Rok:

- 2008
- 2009
- 2010

#### Ke stažení

Zpráva o řešení projektu v roce 2008: doc (813,5 kB)

## Řešení projektu v roce 2008

### 1. etapa

V roce 2008 byl projekt zahájen v srpnu řešením 1. etapy s názvem:

> Identifikace systémů v zemích EU, OECD a UNIDO v oblasti odděleného sběru využitelných a nebo nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně projektů pro odvozný systém sběru).

Byla připravena metodika provádění rešerší dostupných informací týkajících se oblasti výzkumu pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD.

Dále probíhá zpracování zdrojů a rešerší s cílem identifikovat současné nejlepší systémy zemí EU, OECD a UNIDO v oblasti odděleného sběru využitelných a nebo nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně projektů pro odvozný systém sběru) za účelem jejich materiálového využití a snížení zdravotních a environmentálních rizik v návaznosti na plnění POH ČR, Tematických strategií EU a Strategie udržitelné spotřeby a výroby a prezentovat je na webovém portál projektu.

Průběžně jsou provedeny rešerše s využitím českých a především zahraničních zdrojů, tj. dostupných informací týkajících se oblasti OH pro řešení projektu jak z ČR, tak EU a OECD a UNIDO. Rešerše budou zaměřeny na dvě části, jednak bude provedena rešerše dosud získaných výsledků v rámci řešení projektů VaV v RZP MŽP, studií a projektů EEA, OECD a UNIDO ke zkoumané problematice, dále bude provedena rešerše k problematice regionálních systémů nakládání s odpady v ČR v rámci krajských POH a ve srovnatelných zemích EU (např. Rakousko, Spolková Republika Německo, Velká Británie, SR, Dánsko, Holandsko).

Kromě analýzy současného stavu bude proveden i odhad budoucího vývoje s ohledem na prognózy EEA, GŘ Životní prostředí Evropské komise (EK) a Eurostatu. Zohledněna bude Tématická strategie prevence a recyklace odpadů ES a také návrh EK Směrnice Evropského parlamentu (EP) a Rady (ES) o odpadech i pozměňovací návrhy EP. Bude proveden informační průzkum dostupných zdrojů s využitím současných informačních a komunikačních technologií (ICT) a jeho vyhodnocení dle používaných metodik EEA.

V roce 2008 byl dále dokončen návrh webového informačního systému projektu. Byly použity metody softwarového inženýrství: analýza technologií projektování a provozu informačních systémů (IS); metody analýzy použitých ICT v daných IS; metody analýzy legislativy a organizačního rámce; identifikace a zhodnocení technologických a komunikačních standardů; a metody měření jakosti softwarových produktů.

Na základě těchto metod byl vytvořen a implementován webový informační systém s volně dostupnými ICT, který bude sloužit pro podporu zpracování projektu, která umožňuje průběžné zveřejňování výsledků projektu, přehled projektu (řešitelé, cíle, atd.) a v budoucnu výhledově také export pro RIV a CEP.

### 2. a 3. etapa

V průběhu roku 2008 začaly v předstihu práce v rámci 2. etapy:

> Návrh optimalizace kapacit pro využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů a pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven

a 3. etapy

> Ověření návrhů na pilotním území ve vybraném kraji a vytvoření publikace pro realizaci navržených změn pro řízení OH v tomto území.

Tento návrh optimalizace chceme zpracovat pro pilotní území. V posledním čtvrtletí roku 2008 proběhlo několik jednání o spolupráci na pilotním projektu VaV se starosty následujících měst:

- Kunštát – Mgr. Pavel Göpfert
- Město Letovice – Mgr. Radek Procházka
- Městys Lysice – Ing. Luděk Baláč

Všichni starostové vyjádřili ochotu na pilotním projektu spolupracovat a podporovat ho. Začátkem roku 2009 bude rozhodnuto zda pilotní území zůstane takto široké nebo bude zúženo.

V prosinci začaly práce na této etapě zpracováním analýzy zájmového území Kunštát a Lysice a zpracováním analýzy produkce a prognózy do roku 2013 pro všechny komunální odpady.

V další fázi výzkumného úkolu bude podrobněji strukturována a analyzována produkce odpadů v pilotních územích se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady. Účelem bude stanovit produkci, potenciál a dosažitelnost BRO. Pro stanovení potenciálu produkce budou použity metody kvalifikovaného odhadu a vlastního průzkumu. Pro účely tohoto projektu byly BRO rozděleny do následujících skupin:

- odpady komunální zeleně
- BRKO v SKO
- odpady z kuchyní a restaurací
- odpady z obchodů

## Výsledky v roce 2008

- Předání ročních výsledků řešení a závěrečné zprávy za rok 2008.
- Autorizovaný software - Webový informační systém (portál) k projektu.
- Příprava dvou odborných článků
  - na konferenci ODPADY biodegradabilní – energetické a materiálové využití, která se konala 6.11.2008 na MZLU v Brně
  - do časopisu Odpady (Slovensko)
- Účast na mezinárodní konferenci SoNet 2008 (Social Networks and Application Tools), 19.-21.9.2008, Skalica, Slovensko.
- Vypracování návrhu formy (metodiky) rešerší, plánu a jejich postupné naplňování.

Lze konstatovat, že všech plánovaných výsledků v roce 2008 bylo dosaženo.

#### Ke stažení

Pololetní zpráva o řešení projektu v roce 2009: doc (200 kB)

## Řešení projektu v roce 2009

### 2. etapa

V průběhu roku 2009 pokračovaly práce v rámci 2. etapy s názvem:

> Návrh optimalizace kapacit pro využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů a pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven.

Z důvodu přesnějšího určení kapacit pro nakládání s odpady, probíhá v roce 2009 mapování zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) v ČR. Toto mapování bude sloužit pro vytvoření optimalizovaných návrhů kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v ČR v návaznosti na Tematické strategie EU a novou legislativu EU a ČR.

Jedná se především o kompostárny a bioplynové stanice. Jsou uvažovány i bioplynové stanice (zemědělské bioplynové stanice), které nejsou primárně určeny pro nakládání s odpady, ale zpracovávají produkty ze zemědělské výroby, např. kejdu, případně cíleně pěstovanou biomasu. Tyto bioplynové stanice totiž skýtají do budoucna důležitý potenciál i pro zpracování BRO a neměly by být opomenuty. Přitom lze předpokládat, že by zpracovávaly BRKO za cenu mírně nižší než je cena za skládkování SKO, by mohlo být oboustranně vítané – tedy reálný zájem bioplynových stanic o příjem BRKO.

Zařízení mapujeme po jednotlivých krajích ČR v následující min. struktuře:

- typ zařízení
- lokalita umístění technologie
- kapacita [t/rok] – vstupních odpadů, případně surovin
- výkon [kW] (v případě bioplynových stanic)
- vstupní suroviny, odpady
- stav (v provozu, připravované)

K jednotlivým zařízením se snažíme získat co nejpodrobnější a nejaktuálnější informace. Pro prvotní informace využíváme různé, veřejně přístupné zdroje:

- Informační seznam EIA:
- Seznam zařízení CeHO:
- Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie (OZE)
- Krajské seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady, např. Jihomoravský kraj
- a další.

Zdroje pro mapování zařízení jsou velmi nekonzistentní. V krajských informačních systémech odpadového hospodářství nejsou např. veřejně dostupné důležité údaje, jako je kapacita zařízení. Podrobnější identifikaci pak byla prováděna ve spolupráci s pracovníky krajských úřadů (odbory odpadů, ochrany ovzduší a dalších) a s provozovateli zařízení. Bioplynové stanice mimo režim zákona o odpadech jsou totiž povolovány jako zdroje znečišťování (výroba bioplynu – velký ostatní stacionární zdroj dle bodu 1.3 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.; kogenerační jednotky – střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší dle ust. § 4 odst. 5 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. Dále procházejí procesem EIA apod.

Některé zařízení jsou připravovaná a v různých fázích realizace (EIA, územní řízení, přiznána dotace OPŽP, stavba, zkušební provoz). Snažíme se zmapovat i tuto situaci.

### 3. etapa

Dále pokračovaly práce v rámci 3. etapy:

> Ověření návrhů na pilotním území ve vybraném kraji a vytvoření publikace pro realizaci navržených změn pro řízení OH v tomto území.

Tento návrh optimalizace hodláme zpracovat pro pilotní území. Plán počítal s městy Letovice, Kunštát a Lysice a jejich okolím. Začátkem roku 2009 bylo oproti původnímu plánu rozhodnuto o rozšíření pilotního území na celý region obce s rozšířenou působností (ORP) Boskovice. Důvodem je zejména nezanedbatelný vliv možnosti využití kompostárny Boskovice a také nová situace v nazírání na podporu výstavby nových neskládkovacích technologií nakládání s SKO. Současně s tímto vymezením byl jako širší okolí pilotní oblasti vybrán Jihomoravský kraj.

Práce na této etapě pokračovaly rozšířením analýzy zájmového území. V rámci této etapy byly rovněž zpracovány údaje z pilotního projektu separovaného sběru BRKO z domácností z jiného výzkumného úkolu. V další fázi výzkumného úkolu bude podrobněji strukturována a analyzována produkce odpadů v pilotních územích se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady. Účelem bude stanovit produkci, potenciál a dosažitelnost BRO. Pro stanovení potenciálu produkce budou použity metody kvalifikovaného odhadu, dotazníkového šetření a vlastního průzkumu.

Rovněž bylo započato s návrhem indikátorů pro 4. etapu výzkumného úkolu. Tento návrh zatím není určen přímo pro potřeby Etapy 4, ale pouze pro potřeby Etapy 3 – v rámci zjišťování dat pro pilotní projekt. Na základě tohoto návrhu bude vytvořen dotazník obcím a případně dalším příslušným subjektům.

## Řešení projektu v roce 2010

žádné informace zatím nejsou k dispozici

### Kompostárny a BPS

Interaktivní mapa

seznam kompostáren
seznam bioplynových stanic

### Statistiky

Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ...

zobrazit statistiky »

### Projekt

Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství ...

další informace »

### O portálu

Zde najdete základních informace o portálu, jeho historii a kontaktní ...

více o portálu »

### Odkazy

další odkazy »